Đại diện địa phương và Chủ đầu tư ký kết giao nhận mặt bằng
Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đi qua địa phận của 12 tỉnh, thành phố với tổng chiều dài 746,6km. Trong đó, đoạn qua địa phận tỉnh Bình Định dài khoảng 118km, đi qua 08 huyện, thị xã, thành phố (thị xã Hoài Nhơn, các huyện: Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, thị xã An Nhơn, huyện Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn) được Bộ GTVT tách công tác bồi thường, GPMB và tái định cư thành tiểu dự án do UBND tỉnh Bình Định thực hiện theo quy mô hoàn chỉnh 06 làn xe (Bnền=32,25m).
Mặc dù, Chủ đầu tư bàn giao cọc mốc mặt chậm, bố trí vốn chỉ đạt 19,2% so với nhu cầu; việc thỏa thuận phương án bồi thường, GPMB, di dời hạ tầng kỹ thuật của chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ, diện tích đất dự án chiếm dụng lớn khoảng 1.453,5ha, ảnh hưởng khoảng 10.872 hộ dân, 1.076 ngôi nhà bị giải tỏa, 6.313 ngôi mộ và 02 điểm di tích lịch sử cấp Quốc gia phải di dời, phải quy hoạch xây dựng 43 khu tái định cư và 10 khu cải táng.
Tuy nhiên, các địa phương đã cố gắng, phấn đấu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, đến nay đã hoàn thành toàn bộ công tác kiểm kê; đã tiến hành chi trả tiền và bàn giao mặt bằng tuyến chính cho các Chủ đầu tư để khởi công xây dựng đáp ứng tiến độ của Dự án.
                                                  Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và Chủ đầu tư kiểm tra thực địa
Hiện nay, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã bàn giao Hồ sơ GPMB và mặt bằng đợt 1 cho các Chủ đầu tư là 684,3ha đạt 72,4%, chiều dài 85,08km đạt 72,5%. Cụ thể: (1) Hoài Nhơn bàn giao diện tích 84,5ha đạt 72,3%, dài 21km đạt 72,7% (2) Hoài Ân bàn giao diện tích 121,79ha đạt 74,3%, dài 14,14km đạt 73%; (3) Phù Mỹ bàn giao diện tích 89,11ha đạt 71,7%, dài 13,82km đạt 71,5%; (4) Phù Cát bàn giao diện tích 52,5ha đạt 70,5%, dài 6,5km đạt 71%; (5) Tây Sơn bàn giao diện tích 64,4ha đạt 80,2%, dài 8,8km đạt 81,9%; (6) An Nhơn bàn giao diện tích77,25ha đạt 72,7%, dài 9,62km đạt 76,7%; (7) Tuy Phước bàn giao diện tích 55,7ha đạt 70,2, dài 7,2km đạt 71%; (8) Quy Nhơn bàn giao diện tích 39,1ha 63,9%, dài 4km đạt 59,3%.
Bình Định, phấn đấu đến 31/12/2022 sẽ bàn giao ít nhất 80% diện tích mặt bằng tuyến chính cho các Chủ đầu tư vượt yêu cầu 10% theo Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ giao là 70%.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Cương - Phòng QLGT