Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022, chia thành các đoạn Hà Tĩnh - Quảng Trị (267 km), Quảng Ngãi - Nha Trang (353 km) và Cần Thơ - Cà Mau (109 km), tổng chiều dài khoảng 729 km, đi qua địa phận 12 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, với sơ bộ tổng mức đầu tư 146.990 tỷ đồng, được chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập theo hình thức đầu tư công.
Thứ trưởng Bộ GTVT phát biểu tại Hội nghị
Trong đó, đoạn qua địa phận tỉnh Bình Định thuộc 03 dự án thành phần với tổng chiều dài khoảng 118,8 km: (i) Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đi qua Thị xã Hoài Nhơn (27,7km). (ii) Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn đi qua Thị xã Hoài Nhơn (1,57 km), các huyện Hoài Ân (19,4 km), Phù Mỹ (19,3 km), Phù Cát (9,3 km), Tây Sơn (10,7 km) và Thị xã An Nhơn (8,7 km). (iii) Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh đi qua Thị xã An Nhơn (2,9 km), huyện Tuy Phước (10,2 km) và Thành phố Quy Nhơn (9,0 km).
Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 là dự án có quy mô lớn, tính chất kỹ thuật phức tạp, đi qua nhiều địa phương, việc sớm hoàn thành dự án sẽ giảm tai nạn giao thôngtrên Quốc lộ 1, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.
Sáng ngày 15/3, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bình Định, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị bàn giao Hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng (GPMB) đợt 1 Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang cho 04 tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa.
Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ chủ trì hội nghị, cùng với đại diện của 04 tỉnh: Khánh Hòa; Phú Yên; Bình Định; Quảng Ngãi. Tham dự hội nghị có các đại diện Ban QLDA 2, 7, 85 của Bộ Giao thông vận tải và các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan và các đơn vị tư vấn thiết kế. Về phía Bình Định có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cùng với đại diện các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng; đại diện các địa phương: Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, An Nhơn, Tuy Phước, Quy Nhơn và các cơ quan thông tấn báo chí tỉnh.
Ký kết bàn giao Hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB đợt 1 giữa Ban QLDA và UBND cấp huyện

                              Ký kết bàn giao Hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB đợt 1 giữa Ban QLDA và UBND cấp huyện
Tại hội nghị, Bộ giao thông vận tải đã bàn giao Hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB đợt 1 cho các địa phương khoảng 52,1 km đoạn từ Quảng Ngãi - Nha Trang thuộc 5 dự án thành phần: (1) Quảng Ngãi - Hoài Nhơn: 88 km, sơ bộ tổng mức đầu tư 20.858 tỷ đồng; (2) Hoài Nhơn - Quy Nhơn: 69 km, sơ bộ tổng mức đầu tư 12.543 tỷ đồng; (3) Quy Nhơn - Chí Thạnh: 62 km, sơ bộ tổng mức đầu tư 12.298 tỷ đồng; (4) Chí Thạnh - Vân Phong: 51 km, sơ bộ tổng mức đầu tư 10.601 tỷ đồng;(5) Vân Phong - Nha Trang: 83 km, sơ bộ tổng mức đầu tư 12.298 tỷ đồng. Trong đó, đoạn qua tỉnh Bình Định có 03 dự án: (i) Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, bàn giao 8,9/27,7 km thuộc thị xã Hoài Nhơn; (ii) Hoài Nhơn - Quy Nhơn, bàn giao 8,7/69 km thuộc huyện Phù Mỹ và huyện Phù Cát; (iii) Quy Nhơn - Chí Thạnh, bàn giao 02/22,1 km thuộc huyện Tuy Phước và Thành phố Quy Nhơn.
Ban QLDA 85 bàn giao mốc GPMB đợt 1 tại hiện trường xã Phước Mỹ
                            Ban QLDA 85 bàn giao mốc GPMB đợt 1 tại hiện trường xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn
Thứ trưởng Lê Đình Thọ thông báo kế hoạch tiến độ công tác bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB với thời hạn đợt 2 đến ngày 30/4/2022 dự kiến khoảng 226,9 km, đợt 3 đến ngày 30/6/2022, với các đoạn còn lại khoảng 71,3 km.
Tại Hội nghị, lãnh đạo các địa phương đã có kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải sớm phê duyệt khung chính sách đồng thời giao địa phương thực hiện công tác GPMB và tái định cư cho cho dự án.
Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là nút thắt về tiến độ hoàn thành dự án, Thứ trưởng yêu cầu các địa phương cùng khẩn trương, quyết liệt, cố gắng cùng Bộ Giao thông vận tải kịp thời giải quyết những vướng mắc, tháo gỡ khó khăn, sớm triển khai để đảm tiến độ dự án.​​​​​​​

Tác giả bài viết: Thân Trong Trí - phòng QLGT